# Plan d'itération 1

## Étapes jalons

| Étape jalon                                       | Date       |
| :------------------------------------------------ | :--------- |
| Début de l'itération                              | 2024/01/08 |
| Première rencontre avec les promoteurs            | 2024/01/10 |
| Démo de l'application et révision des user cases  | 2024/02/06 |
| Fin de l'itération                                | 2024/02/08 |

## Objectifs clés

Les objectifs clés de cette itération sont les suivants:

-   Trouver des options alternatives d'hébergement de l'application
-   Mettre à jour les users cases
-   Configurer nos environnements de travail et se familiariser avec le projet
-   Débuter l'ajout ou la modification de quelques fonctionnalitées


## Affectations d'éléments de travail

| Nom / Description              | Priorité | [Taille estimée (points)](#commentEstimer 'Comment estimer?') | Assigné à (nom) | Documents de référence                                                                          |
| ------------------------------ | -------: | ------------------------------------------------------------: | --------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Révision des user-stories |        1 |                                                             4 | tous            ||
| Solution d'hébergement de l'application |  1|                                                        4 | tous            ||
| Initialisation de la solution de base de données |   1|                                      4| Mathieu         |                                                 |
| Exportation pdf                 |   2|                                      2| Mélanie           |                                                 |
| Afficher le code de salle de manière permanente  |   2|                                      1| Samy           |                                                 |

## Problèmes principaux rencontrés

| Problème                                                                                                                               | Notes                                                                                                                                                                                                                                         |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|Quelques difficultés avec l'installation de modules lors de l'installation initiale du projet sur nos postes de travail |                                                                                                                                                                    |
| La communication avec l'équipe de la STI pour obtenir un serveur à pris beaucoup de temps          |                                                                                                               |

## Critères d'évaluation

> Une brève description de la façon d'évaluer si les objectifs (définis plus haut) de haut niveau ont été atteints.
> Vos critères d'évaluation doivent être objectifs (aucun membre de l'équipe ne peut avoir une opinion divergente) et quantifiables (sauf pour ceux évalués par l'auxiliaire d'enseignement). En voici des exemples:

-   Mise à jour du document de Recueil de User Stories

## Évaluation

| Résumé             |                                                                                                                                    |
| ------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Cible d'évaluation | Itération                                                                                                                          |
| Date d'évaluation  | 2024/02/06                                                                                                                        |
| Participants       | **Équipe** : Louis-Antoine Caron, Samy Waddah, Mathieu Roy, Mélanie St-Hilaire<br> **professeur** : Christopher Fuhrman |
| État du projet     | 🟢                                                                                                                                 |

### Éléments de travail: prévus vs réalisés

Une nouvelle solution d'hébergement à été choisie, une machine virtuelle sera fourni par la STI. Les users case ont été révisé avec les clients et mis à jours selon l'état actuel du projet. La configuration de la base de données à bien commencé.

### Évaluation par rapport aux résultats selon les critères d'évaluation

Une bonne partie des critères ont été atteint.

## Autres préoccupations et écarts

La nouvelle solution d'hébergement n'est pas encore accessible et ne peux donc pas être déployée pour le moment.
